# 2025-12-17 Value Team Board

Version: 27 | Last modified: 2025-12-17T17:35:27.880+01:00
Source: confluence page ID 525227494

---

trueNamenskonvention: Datum (in Form JJJJ-MM-TT) - Value Team Board
Hinweis: Dieser Bereich wird nur im Editor-Modus angezeigt!
Teilnehmer:innen:

131
complete
Aimo DrieÃelmann

508
complete
Alexander Sohn

387
complete
Anatol Scholz

144
567d289e-007d-4b98-ab37-40d70098bf5e
complete
Axel Betschinski

2
complete
Bastian Ebinger

731
aba82ec7-4e56-4a0f-bc91-5b06d28003f7
complete
Bettina Birkmeier

390
incomplete
Christoph Brandner

124
incomplete
Daniel PÃ¶hle

734
ff0c997a-27b8-4117-9284-c0749902aa9d
incomplete
Dennis Wenz

735
6adbbd16-d287-4584-ac61-57373ab831e9
complete
Dominik Emmel

509
incomplete
Georg Fick

395
complete
Johannes Neumann

397
incomplete
JÃ¶rg Wittmer

398
incomplete
Henning Homfeld

123
incomplete
Kim-Oliver Engelbach

840
20a65466-9c67-464f-a804-88fdc3552855
complete
Leroy FÃ¼llgraf

399
incomplete
Mandy Merkert

841
625ab664-f13a-410d-9da8-c99e63229aea
complete
Matthias Feil

842
58cee2f6-c9f5-4da0-a4b0-10ffc8522537
incomplete
Maximilian von Koschitzky

402
complete
Oliver Bartholmes

819
769d3cfe-fbbe-4d3e-ac05-418480feb9f5
incomplete
Oliver Hammer

133
incomplete
Robert Arnhold

137
incomplete
Sebastian Schaaf

403
incomplete
Steffen Birnbaum

820
658a2b52-977e-4504-9fd8-be8c116f7ef7
complete
Thomas Bauer

Agenda
TOP | Inhalte | Verantwortlicher | Ziel* | Timebox | Ergebnis | Offene Punkte aus
dem letzten VTB
 | 
1 | Abgleich Plan / IST - Fortschritt Lieferorganisation (C2S VT MS Dashboard V1.5.0)
Wir schauen auf die 3 naheliegendsten Meilensteine und Meilensteine , wo es Entscheidungsbedarfe gibt (exkl.Â  ujFaba, SuN, TTT)
Meilensteine:
LPM-2714Â - Netzmonitor ablÃ¶sen
LPM-2408Â â Servicelevel Bronze fÃ¼r C2S Plattform
LPM-1917Â â Pufferzeiten in AFK Trassen (GelV)
LPM-1762 â ETCS Gamma Modell & Guidance Curve

 | 
 | I | 
 | LPM-1917Â â Pufferzeiten in AFK Trassen (GelV) ist fÃ¼r PI 39 eingeplant. Arbeiten sind nach Planung Anfang Februar beendet. Pflege der Daten in VERA Ã¼bernimmt das Team um JÃ¶rg Wittmer.
 | 
 | 
2 | Highlights Produktivsetzungen aus den ARTs

Sachstand Meilenstein "Ganzheitlicher Releaseprozess TTT" (Meilensteindatum 31.12.2025)
[LPM-2870] MS: [Intern] Ãbergreifender, ganzheitlicher Releaseprozess samt Lieferplanung fÃ¼r alle Anwendungen im TTT Kontext - DB InfraGO ITD Lifecycle Management Tool

Ãbertrag aus ujFaba: ART KOM
KOMBauÂ 
Alle Annex VII Meilensteine im Jahr 2025 in der KOMBau erreicht!
Finale StÃ¤nde aus dem Fahrplan '28 wurden zu x-24 (1. KP) am Fr 12.12.2025 verÃ¶ffentlicht
Finale StÃ¤nde aus dem Fahrplan '27 wurden zu x-12 (2. KP) am Fr 12.12.2025 verÃ¶ffentlicht
Release 2025.19.3 am 10.12.2025 (wÃ¤hrend PIP, Produkt-Release vorgezogen und mit Security Finding Fix zusammengelegt)
Falsche Datenlieferung Umleiter bei x-24 (2028) in kÃ¼rzester Zeit korrigiert, getestet und produktiv genommen (am Mi 17.12.2025).
Lieferung wesentlicher Inhalte fÃ¼r GPE SN Handling auf KTU am 15.12.2025 - siehe separate Mail vom 12.12.2025
NÃ¤chstes Release 2025.19.4 (Medium Security Finding) am 17.12.2025 auf Abnahmeumgebung geliefert. Geplant auf Produktionsumgebung fÃ¼r 15.01.2026
Intensiver Austausch, KlÃ¤rung, Feedback zu Anforderungen von EVUs. Timeline zu Priorisierung und geplante UmsetzungsmÃ¶glichkeiten erarbeitet.

 | 

Â 
 | I | 
 | 

Konzept ist erarbeitet / auf Messe vorgestellt
Abnahme noch nicht abgeschlossen

 | 
 | 
3 | C2S VT Risk Board
Ã¼bergreifendFilter: VT Ebene + Catastrophic
Filter: Catastrophic + weitere ARTs/Teams (BARD, CM, IDBF, K&K, Plattform, Quest)

Escalated Risiks
Catastrophic aus ujFaba, SuN, TTT,Â wenn es aus den vorangegangenen Boards wichtige Informationen gibtÂ Catastrophic +SOB ujFaBa
ART SuN
TTT projekt

 | 
 | I,E | 
 | 
 | 
 | 
4 | Entscheidungs-/Priorisierungsbedarfe (exkl.Â  ujFaba, SuN, TTT), auch aus Produktionssystemen
 | 
 | E | 
 | 
 | 
 | 
5 | Sonstiges
[LPM-2719] MS: Daten fÃ¼r GPE/FPE-Monitoring sowie bVe und Bauvorgang Statuswechsel fÃ¼r IBF4 in InKa bereitstellen - DB InfraGO ITD Lifecycle Management Tool
wurde um folgende zwei Meilensteine ergÃ¤nzt:
[LPM-3411] In InKa stehen alle Daten, die wÃ¤hrend des Bearbeitungsprozesses von BauvorgÃ¤ngen und Trassen in AStBau erhoben werden (komplettes Datenmodell) zur VerfÃ¼gung, sodass umfassende Analysen durch den Fachbereich erstellt werden kÃ¶nnen. - DB InfraGO ITD Lifecycle Management Tool
[LPM-3413] KOMBau Daten stehen in InKa vollstÃ¤ndig zur VerfÃ¼gung. - DB InfraGO ITD Lifecycle Management Tool
Hintergrund ist, dass sich herausgestellt hat, dass die InKa deutlich umfangreicher Daten zur VerfÃ¼gung stellen muss, um die Anforderungen an ein adhoc-Reporting zu erfÃ¼llen.
Dementsprechend wurde der Scope von MS 2719 reduziert und die umfangreichen Arbeiten in zwei neue Meilensteine aufgenommen. Diese mÃ¼ssen im kommenden Railmap Workshop besprochen und eingeordnet werden.

Zur Kenntnisnahme:
ART IDBF umfangreiche Bestandsaufnahme zur Performance/LieferfÃ¤higkeit wÃ¤hrend und nach PIP39.
Erste SofortmaÃnahmen umgesetzt, NÃ¤chste Schritte zwischen den BOs und ART Trio definiert. Anfang Januar mehrere Termine fÃ¼r die weitere Ausgestaltung.
 | / Â 

 | I | 
 | 

 | 

 | 
5.1 | SLA-Reporting Bestandsanwendungen per 11/2025
 | Â 
 | I | 3 | Unterlage
 | 

 | 
5.2 | C2S Budget
 | Â  | I | 5 | 
 | 
 | 
5.3 | Update Zielbild Fahrplan IT
 | / Sebastian
 | I | 5 | | 
 | 
* D = Diskussion, I = Information, E = Entscheidung, F = Frage
