# 2026-05-13 Value Team Board

Version: 22 | Last modified: 2026-05-13T17:05:42.209+02:00
Source: confluence page ID 587834978

---

trueNamenskonvention: Datum (in Form JJJJ-MM-TT) - Value Team Board
Hinweis: Dieser Bereich wird nur im Editor-Modus angezeigt!
Teilnehmer:innen:

131
incomplete
Aimo DrieÃelmann (Urlaub)

508
complete
Alexander Sohn

387
complete
Anatol Scholz

144
567d289e-007d-4b98-ab37-40d70098bf5e
complete
Axel Betschinski

2
complete
Bastian Ebinger

731
aba82ec7-4e56-4a0f-bc91-5b06d28003f7
complete
Bettina Birkmeier

390
incomplete
Christoph Brandner (Urlaub)

124
incomplete
Daniel PÃ¶hle (Urlaub)

734
ff0c997a-27b8-4117-9284-c0749902aa9d
complete
Dennis Wenz

735
6adbbd16-d287-4584-ac61-57373ab831e9
complete
Dominik Emmel

509
incomplete
Georg Fick

395
complete
Johannes Neumann

397
incomplete
JÃ¶rg Wittmer

398
incomplete
Henning Homfeld

123
incomplete
Kim-Oliver Engelbach

840
20a65466-9c67-464f-a804-88fdc3552855
incomplete
Leroy FÃ¼llgraf

399
complete
Markus Staab

841
625ab664-f13a-410d-9da8-c99e63229aea
complete
Matthias Feil

842
58cee2f6-c9f5-4da0-a4b0-10ffc8522537
complete
Maximilian von Koschitzky

402
complete
Oliver Bartholmes

133
incomplete
Robert Arnhold

137
incomplete
Sebastian Schaaf

403
incomplete
Steffen Birnbaum

820
658a2b52-977e-4504-9fd8-be8c116f7ef7
complete
Thomas Bauer

Agenda
TOP | Inhalte | Verantwortlicher | Ziel* | Timebox | Ergebnis | Offene Punkte aus
dem letzten VTB
 | 
1 | Abgleich Plan / IST - Fortschritt Lieferorganisation (C2S VT MS Dashboard V1.5.0)
Wir schauen auf die 3 naheliegendsten Meilensteine und Meilensteine , wo es Entscheidungsbedarfe gibt (exkl.Â  ujFaba, SuN, TTT)

LPM 2677Â | KaZu Novum FinVe Nachweis (Q4/26)
LPM 2411Â | Migration der IFP Applikationen auf die C2S Plattform ist abgeschlossen
LPM 3257Â | Validierung der Produktionsreife der Anwendungen im GelV Prozess mit Ã¼bergreifenden GeschÃ¤ftsprozesstests und Simulationen

 | 
 | I | 
 | LPM 2411Â | Migration der IFP Applikationen auf die C2S Plattform
Abschluss zum MS-Datum 15.09. erfordert eine gemeinsame Kraftanstrengung und Fokussierung von SuN, UJK und Plattform in PI41 (sieheÂ Migrationsplan)
Migrationen sind bisher nicht vollstÃ¤ndig auf Ebene Features/Stories ausgeplant, finale Ausplanung und BestÃ¤tigung des MS-Datums kann vsl. erst mit dem PIP im Juni erfolgen

LPM 3257Â | Validierung der Produktionsreife der Anwendungen im GelV
Abschluss des MS wie geplant (02.08.) ist realistisch
Ziel ist die Abdeckung jedes GeschÃ¤ftsprozesses mit mindestens einem ART-Ã¼bergreifenden GeschÃ¤ftsprozesstest (siehe GeschÃ¤ftsprozess Testabdeckung QuEST)
 | 
 | 
2 | Highlights Produktivsetzungen aus den ARTs
 | 
 | I | 
 | KOMBau Release 2026.7.0 am 05.05.2026
Bestandsanwendung: Anpassung Wording in der Tabelle Serviceeinrichtungen (Befahrbarkeit/EinschrÃ¤nkung)
Bestandsanwendung: Export um Prozessabweicher erweitern
Infrastrukturmanager-Service - Persistierung der Daten, falls der Infrastrukturmanager ausfÃ¤llt
4. KP: Regionen der Betriebsstelle aus dem Infrastrukturmanager laden, anzeigen und dem Filterservice zur VerfÃ¼gung stellen
4. KP: Stellungnahme Entwurf ermÃ¶glichen
4. KP: Detailseite Anpassung VE und Anzeige BKE/ BAE
Diverse Filterungen: nach SN/RM, Baubedingter EinschrÃ¤nkung, nach SE/IA
BKE-Detailseite Kalender E2E Test
Navigation zwischen Detailseite und Ãbersichtsseite
Neue KOMBau-Wartungsseite wÃ¤hrend Wartungsarbeiten (Downtime) anzeigen
Allgemeine StabilitÃ¤tsverbesserungen und Fehlerbehebungen

3. KP x-8,75 und x-7,5 Fahrplan 2027:
Die RÃ¼ckmeldungen auf die 4.673 eingegangenen Stellungnahmen zum Konsultationszeitpunkt x-8,75 der 3. Konsultationsphase 2027 erfolgt am 8. Mai 2026.

Gleichzeitig werden mit dem Konsultationszeitpunkt x-7,5 am 8. Mai 2026 neue BKE/BAE bzgl. der Abweichungen von Fristvorgaben nach Richtlinie 402.0305 Abschnitt 9 zur Information verÃ¶ffentlicht. Die MÃ¶glichkeit zur Stellungnahme erfolgt in der 4. Konsultationsphase mit dem GPE.
Â Weitere durchgefÃ¼hrte Termine
"Kundentests" KOMBau Frontend GPE Handling am 11.05.2026 und 13.05.2026, nÃ¤chster Termin: 18.05.2026
Digitalisierungsforum am 12.05.202
Ausblick:
RTB am 19.05.2026
 | 
 | 
3 | C2S VT Risk Board
Ã¼bergreifendFilter: VT Ebene + Catastrophic
Filter: Catastrophic + weitere ARTs/Teams (BARD, CM, IDBF, K&K, Plattform, Quest)

Escalated Risiks
Catastrophic aus ujFaba, SuN, TTT,Â wenn es aus den vorangegangenen Boards wichtige Informationen gibtÂ Catastrophic +SOB ujFaBa
ART SuN
TTT projekt

 | 
 | I,E | 
 | 
 | 
 | 
4 | Entscheidungs-/Priorisierungsbedarfe (exkl.Â  ujFaba, SuN, TTT), auch aus Produktionssystemen
 | 
 | E | 
 | 
 | 
 | 
5 | Sonstiges
 | 

 | I | 
 | 
 | 
 | 
5.1 | SLA-Reporting der Bestandsanwendungen Fahrplan-IT per April 2026
 | Â 
 | I | 3 min | SLA-Reporting Fahrplan-IT - 2026-04.pptx | 
 | 
5.2 | Aktuelle Budgetsituation
 | Â 
 | I | 3 Min | Power BI | 
 | 
* D = Diskussion, I = Information, E = Entscheidung, F = Frage
