# PI 41 - Team Coach Sync: Tag 2

Version: 17 | Last modified: 2026-06-10T12:42:05.305+02:00
Source: confluence page ID 599950578

---

WichtigbitteÂ vor dem Team Coach Sync aktualisieren

E = erledigt | O = offen | i.A. = in ArbeitÂ 
 | Historie - bei Aktualisierung bitte Ã¤ndern von O auf Â oder ja
 | 

Uj Konstruktion | 
Team
 | Galaxy | PlanBau | Bestand | Flow | ADAMS | Nexus | Ains | FaPsÂ  Â  Â Â  | 
KapazitÃ¤ten
 | E | E | e | E | E | E | E | 
 | 
GefÃ¼hlter Planungsfortschritt in %
 | 95% | 95% | e | 100% | 80% | 80% | 95 % | 
 | 
AbhÃ¤ngigkeiten
 | i.A. | E | (i,A,/e) | E | i.A. | i.A. | i.A. | 
 | 
Risiken | keine | keine | e | E | keine | ja, 1 teaminternes | E | 
 | 
UnterstÃ¼tzungsbedarfe oder Impediments (ja/nein)
 | nein | E | e | E | nein | E | E | 
 | 
Abstimmungsbedarfe mit anderem Team (ja/nein + ggf. Teamname) | nein | fÃ¼r jetzt erledigt
E | i.A. | E | ja fÃ¼r Feature-Abnahmen (Bestand, Nexus, Ains) | keine | i.A. | 
 | 
Features/Enabler mit ART-Zielen verknÃ¼pft
 | E | E | i.A. | E | E | i.A. | E | 
 | 
aktuelles Confidence Vote
 | 4,3 | 3,3 | 3,36 | 3,1 | i.A. | 3,0 | 3,1 | 
 | 
Session 2 - TAG2 - aktualisiert / ja
 | | | O | O | O | | | O |
