# 2025-12-03 Value Team Board

Version: 25 | Last modified: 2025-12-10T16:26:46.680+01:00
Source: confluence page ID 520361796

---

trueNamenskonvention: Datum (in Form JJJJ-MM-TT) - Value Team Board
Hinweis: Dieser Bereich wird nur im Editor-Modus angezeigt!
Teilnehmer:innen:

131
complete
Aimo DrieÃelmann

508
complete
Alexander Sohn

387
incomplete
Anatol Scholz

144
567d289e-007d-4b98-ab37-40d70098bf5e
complete
Axel Betschinski

2
complete
Bastian Ebinger

731
aba82ec7-4e56-4a0f-bc91-5b06d28003f7
complete
Bettina Birkmeier

390
complete
Christoph Brandner

124
complete
Daniel PÃ¶hle

734
ff0c997a-27b8-4117-9284-c0749902aa9d
incomplete
Dennis Wenz

735
6adbbd16-d287-4584-ac61-57373ab831e9
complete
Dominik Emmel

509
incomplete
Georg Fick

395
incomplete
Johannes Neumann

397
incomplete
JÃ¶rg Wittmer

398
incomplete
Henning Homfeld

123
incomplete
Kim-Oliver Engelbach

822
8160c86e-852f-4386-9aa0-5072699f599a
complete
Leroy FÃ¼llgraf

399
incomplete
Mandy Merkert

528
complete
Matthias Feil

118
incomplete
Maximilian von Koschitzky

402
complete
Oliver Bartholmes

819
769d3cfe-fbbe-4d3e-ac05-418480feb9f5
incomplete
Oliver Hammer

133
complete
Robert Arnhold

137
incomplete
Sebastian Schaaf

403
complete
Steffen Birnbaum

820
658a2b52-977e-4504-9fd8-be8c116f7ef7
complete
Thomas Bauer

Agenda
TOP | Inhalte | Verantwortlicher | Ziel* | Timebox | Ergebnis | Offene Punkte aus
dem letzten VTB
 | 
1 | Abgleich Plan / IST - Fortschritt Lieferorganisation (C2S VT MS Dashboard V1.5.0)
Wir schauen auf die 3 naheliegendsten Meilensteine und Meilensteine , wo es Entscheidungsbedarfe gibt (exkl.Â  ujFaba, SuN, TTT)

Meilensteine:
LPM-2714 - Netzmonitor ablÃ¶sen
LPM-1670 â Probebetrieb RahmenvertrÃ¤ge
LPM-1917 â Pufferzeiten in AFK Trassen (GelV)

 | 
 | I | 
 | 

LPM-2714: Â  wird im nÃ¤chsten VTB auf ein qualitativ gut gepflegtes Chart schauen. Im Zuge des kommenden PIPs wird Ã¼ber etwaige Scope-Reduktion berichtet (bspw. Management Review)
LPM-1670: INB zu RV wurde zum Fpl-Wechsel zurÃ¼ckgezogen. Bei erneuter Einreichung soll fÃ¼r Fpl'29 die RV eingefÃ¼hrt werden. UnterjÃ¤hrige INB-Anpassung (im Sommer).Â 
LPM-1917 â Pufferzeiten in AFK Trassen (GelV): Wird eingeplant werden in PI 39 - Umsetzung und Produktivsetzung in Q1/26. Wer Ã¼bernimmt die Pflege der Pufferzeiten in VERA? â connected mit dem Pufferzeiten Projekt. â Thema wird in ein Problem Solving beim Pufferzeiten-Team aufgenommen.Â 

 werden neue IDBF Meilensteine imÂ  VTB 21.01.2026 vorstellen (im Dezember wegen Abwesenheiten nicht mehr mÃ¶glich)Â 

 | 
 | 
2 | Highlights Produktivsetzungen aus den ARTs
 | 
 | I | 
 | 
 | 
 | 
3 | C2S VT Risk Board
Ã¼bergreifendFilter: VT Ebene + Catastrophic
Filter: Catastrophic + weitere ARTs/Teams (BARD, CM, IDBF, K&K, Plattform, Quest)

Escalated Risiks
Catastrophic aus ujFaba, SuN, TTT,Â wenn es aus den vorangegangenen Boards wichtige Informationen gibtÂ Catastrophic +SOB ujFaBa
ART SuN
TTT projekt

 | 
 | I,E | 
 | 
 | 
 | 
4 | Entscheidungs-/Priorisierungsbedarfe (exkl.Â  ujFaba, SuN, TTT), auch aus Produktionssystemen
 | 
 | E | 
 | 
 | 
 | 
5 | Sonstiges
rollierende Railmap Planung (siehe )
Update Zielbild Fahrplan IT
 | 
 | I | 
 | 
 | Priorisierung der vorbereitenden ArbeitenÂ auf die wichtigsten Meilensteine/EPICs notwendig. (Bitte umÂ KlÃ¤rung durch BO/EPIC Owner bis zum nÃ¤chsten VTB am 03.12.) â Siehe 
Update Zielbild Fahrplan IT

 | 

 | Jahresziele 2026
 | 
 | I | 2 min | Fertigstellung Jahresziele | 

 | 
* D = Diskussion, I = Information, E = Entscheidung, F = Frage
