# Ãbung - Ein Jahr, ein Team, ein Ziel

Version: 3 | Last modified: 2026-04-02T13:36:54.513+02:00
Source: confluence page ID 566005410

---

Ziel der Ãbung: Die Gemeinsamkeit der Arbeitspakete und der verschiedenen Teammitglieder sichtbar machen und in einem Satz zusammen zu fassen.
Betrachtete Arbeitspakete fÃ¼r die ÃbungAP1 StrukturplanungÂ Zeitrahmen laut Antrag: Februar 2026 bis August 2026
Â· Â  Â  Â  Â  Ein Datenpflegeprozess vom Endnutzer bis zum Data-Steward
Â· Â  Â  Â  Â  Strukturplan fÃ¼r den gesamten Prozess
Â· Â  Â  Â  Â  Analyse und Entwicklung einer Schnittstellenvereinbarung
Â· Â  Â  Â  Â  Make or Buy Analyse Dataspace
Â· Â  Â  Â  Â Verankerung in der DB InfraGO AG Data GovernanceÂ 
AP2 Business- und Use-CasesZeitrahmen laut Antrag: April 2026 bis Januar 2027
Â· Â  Â  Â  Â  Sammlung der NutzerbedÃ¼rfnisse und Use-Cases
Â· Â  Â  Â  Â  Analyse und Validierung der Use-Cases
Â· Â  Â  Â  Â  Initiale Auswertung einzelner vielversprechender Business-Cases
Â· Â  Â  Â  Â  Priorisierung der Cases
Â· Â  Â  Â  Â  Abstimmung der Top 3 Pilot Cases
AP3 Aufsetzen der BasisÂ Zeitrahmen laut Antrag: Mai 2026 bis Juli 2027
Â· Â  Â  Â  Â  Planung der IT-Umsetzung in Epics
Â· Â  Â  Â  Â  Aufsetzen und Bereitstellen der Entwicklungsumgebung inkl. Deployment Pipeline
Â· Â  Â  Â  Â  Entwicklung des initialen Feature-Backlogs
Â· Â  Â  Â  Â  Make or Buy Analyse fÃ¼r die UX//UI Komponenten (MDS Service)
Â· Â  Â  Â  Â  Umsetzung des API Portal MVPs
Â· Â  Â  Â  Â  Entwicklung des Metadatenkatalogs
Â· Â  Â  Â  Â  Umsetzung der Basisversion InfraSpace
Rahmen der ÃbungSMART ZieleS - SpezifischÂ 
M - Messbar
A - Akzeptier/Attraktiv
R - Realistisch
T - Terminiert
VorgabenTool: Ein Notiz-Tool eurer Wahl
Zeit: 3 min
A (Akzeptiert) = Das Ziel muss auf die 3 oben vorgestellten Arbeitspakete gesetzt sein.
T (Terminiert) = Stichtag 31. Januar 2027
Beispiel:Angelina Bieler-SchÃ¶fer: Minispiele fÃ¼r den InfraSpace, um die Problemstellungen Bahn darzustellen.
Zum 31. Januar 2027 wird Infraspace:
[ AP1 ] definierte Anforderungen, die einem studentischen Projekt eine Entwicklung ermÃ¶glichen, fÃ¼r 8 Minispiele haben;Â 
[ AP2 ] mindestens 3 dieser Minispiele in der Veranstaltung Frontend Development des Studiengangs Medieninformatik als Kunde in Auftrag gegeben haben
[ AP3 ] und den jeweiligen Fortschritt von etwa 80% auf Verwendbarkeit fÃ¼r die Plattform reviewed haben.
Zusammensetzung der Ziele

Teilnehmer | AP 1 Strukturplanung
(MS: August 26) | AP 2 Business- und Use Cases
(MS: Januar 27) | AP 3: Aufsetzen der Basis
(MS: Juli 27) | 
Daniela BrÃ¼nig | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace...
Wir sollten im ersten Jahr ein Konzept und eine Struktur erarbeitet eine Design entwickelt eine Website auf gebaut haben.
Vorher mÃ¼ssen wir anhand unserer Erkenntnisse eine Make or Buy Entscheidung getroffen haben.
 | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | 
Gerd BrÃ¼nig | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace...
klare Anforderungen an die Struktur und die MÃ¶glichkeit des Datenraums, Auswahl der technischen Umsetzung und der regulatorischen Rahmenbedingungen
 | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace...
eine inspirierende Sammlung an UseCases und BetPractices, die uns bei der Etablierung einer Masterclass geholfen haben, die Vorteile anschaulich zu machen und zum Mitmachen zu motivieren
 | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace...
Die Planung der IT-Umsetung ist so weit fortgeschritten, dass die Basis steht und die Metadaten als Struktue abschlieÃen ermittelt wurden. Ein MVP des Portals liegt vor
 | 
AndrÃ© Knie | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | 
Thea Lochmann | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | 
Christof MÃ¼ller | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | 
JÃ¶rg Pfister | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace...
abschÃ¤tzung der kapazitÃ¤tssteigerung bei infrastruktur maÃnahmenÂ 
 | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace...
Checkliste bzgl. mÃ¶glicher Bewertungsaspekte ist erstellt
 | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace...
Datenzugriff fÃ¼r Studierende ist fÃ¼r ausgewÃ¤hlte Parameter etabliert.
 | 
David Promies | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace...
alle im AP1 geplanten Arbeitsschritte bis zum August 2026 durchgefÃ¼hrt worden sein haben. Die Business- und Use Cases weerden bis zum Januar 2027 ermittelt worden sein.
Ebenfalls bis Jan. 27 werden alle Vorarbeiten (Epics, Entwicklungsumgebung, Entscheidung Framework) bis auf die Umsetzung der Basisversion durchgefÃ¼hrt worden sein.

 | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | 
Matthias Schorsch | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | 
Atze van Sorgen | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | 
Simone Tautz | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace...
Wir haben kein vollumfÃ¤ngliches Zielbild aber entschiedungsreife Grundlagen fÃ¼r erste Umsetzungsschritte geschaffen.
 | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | 
Angelina Bieler-SchÃ¶fer | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | Zum 31.Januar 2027 wird InfraSpace... | 

 | 
 | 
 | 
 | 

 | 
 | 
 | 
 | 

 | 
 | 
 | 
 |
