# [PI 39] Team AST

Version: 40 | Last modified: 2026-02-18T07:55:19.004+01:00
Source: confluence page ID 482496714

---

Grobe Themengebiete fÃ¼r PI39 - Ziele nach aktueller Prio

ObjectivesObjective 1:Â das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eAST-3710
Objective 2:Â das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eAST-3711
Objective 3:Â das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eAST-3713

Objective 4:Â das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eAST-3712
Objective 5: Massenfunktion Mikroskopie kopieren zur Inkonsistenzbehebung fertig spezifiziert (Ausbaustufe 1+2) / Navigationsbaum?

Risiken & AbhÃ¤ngigkeiten

3
incomplete
Risiko

9
57f9c8cd-3771-427c-9336-bca6324dcf0b
incomplete
Spez Deadlines kÃ¶nnen nicht gehalten werden, Anforderung Baufreiheiten vÃ¶llig unklar

12
568344ae-907a-4084-9d7e-3075d517f2c6
incomplete
Zielsetzung Investcontainer unklar

14
d09cf496-6fcf-4b06-97a8-a5301a1c2174
incomplete
Monika nicht da, wenn tiefergehendes Fachwissen gebraucht wird, kommen wir hier in Schwierigkeiten

6
incomplete
AbhÃ¤ngigkeit

10
b896a6b5-5aad-4b0d-9b92-193ea1e5d68b
incomplete
Anforderung Fachbereich unklar

17
6822dea0-fc1a-4c8a-95a7-0bde613825fa
incomplete
User Umfrage - gemeinsame Bearbeitung PzE & BBPneo, v.a. Auswertung von Anforderungen

18
841f1395-bfe8-4515-a2ca-368cd8c3f015
incomplete
PzE-BBPneo gemeinsame Planung fÃ¼r nÃ¤chsten Import 2026

Risiken-Syntax:
"Aufgrund von [Ursache] besteht das Risiko, dass [Risiko], was dazu fÃ¼hren kÃ¶nnte, dass [Effekt], wodurch [messbarer Impact] entsteht."

Deadlines:
BKE Thema geht im Mai live, PI39 endet zwar im MÃ¤rz, es sollten aber alle AbhÃ¤ngigkeiten und offenen Themen bis Ende PI39 offengelegt seinSpez Import von BKE Kategorien ist zu klÃ¤ren (Deadline Mai)

10.02. Â  Spez Deadline fÃ¼r KW27Baufreiheiten CR
Investcontainer > Anforderungsdoc muss Ã¼berhaupt erst mal eingereicht werden

...

Prio in PI | Feature
 | Commit?
 | Wer
 | vorhandenes Objective / Idee Objective
 | Inhalt/offene TÃ¤tigkeiten
 | Deadline fÃ¼r das Thema
 | AbhÃ¤ngigkeiten
 | Risiken
 | 
Themen die aus PI 38 weitergetrieben werden mÃ¼ssen
 | 

 | das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1266
 | 

 | Monika, Valeria, Peter
 | 

 | TCSM16-4360-Anpassungen im Baum vornehmen (Symbole und Sortieren) â Diskussion mit FachanwenderInnen anschlieÃen und Spez finalisieren; hÃ¶chste KomplexitÃ¤t der Navigationsbaum-Cases
TCSM16-4368-Anpassungen im Baum vornehmen (Breite der Baumansicht) â Entscheidung zur (Nicht-)Umsetzung treffen und ggf. fertig spezifizieren
TCSM16-4369-Anpassungen im Baum vornehmen (Dialogfeld PrÃ¼fauftrag) â Spezifikation und Freigabe

 | Bitte eintragen
10.02.? (dann Major KW27 mÃ¶glich)
 | 

 | Spezifikationen aus Konglomerat Navigationsbaum beenden
 | 

 | das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1324
 | 

 | Natalie, Frank, Monika | 

 | 
 | 10.02.2026 | 

 | 

 | 

 | das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1389
 | 

 | Karim, Peter, Monika
 | 

 | Christian Rucho Thema | Bitte eintragen | 

 | 

 | 

 | das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1369
 | 

 | Karim, Peter, Monika | 

 | 
 | Bitte eintragen | 

 | 

 | 
Unterhalb Themen die definitiv kommen
 | 

 | das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1443

 | 

 | Carla federfÃ¼hrend
 | 

 | Initial Anforderung hierÂ  Anforderung_IN2029

Investcontainer 2029 â Thema kommt am Â â Wichtigstes Thema in PI39 â Umsetzung August 2026 / Spez.-Deadline oder 
 | ? | 

 | 

 | 

 | das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1361

 Feature wird nicht in PI39 von AST gezogen
das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1419
 | 

 | Carla
Valeria
 | 

 | Carla
Prio: Baufreiheiten â Hacon erarbeitet das Konzept, Team AST gibt EinschÃ¤tzung dazu ab â Deadline Spez.Â  oderÂ 
Analyse lÃ¤uft Ã¼ber Johannes uns Sabine
TCSM16-MMMM - Carla liest durch, TÃ¤tigkeiten kommen ggf. erst ab Mitte PI39
------------------------------------------
Valeria
Strategie mit Lea
BKE Themen

 | Spez Baufreiheiten bis 10.02.2026 | 

 | 

 | 

 | das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1338

InhalteÂ 

das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1272
Â TCSM16-1153Â Â  Verbesserung Eingabe Datum von / Datum bis und weitere EingabemÃ¶glichkeiten bezÃ¼glich Datum/GÃ¼ltigkeit
TCSM16-3934Â  Massenfunktion fÃ¼r IAV-Gleis Bearbeitung
TCSM16-4134Â Â  Pagination fÃ¼r Suchergebnisse vorsehen

 | 

 | 
 | 

 | CRs, Regression und Defect-Nachtest | Go-live geplant fÃ¼r 01.02.2026 | 

 | 

 | 

 | das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1138
das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1420das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1421
 | 

 | Jens Florian
 | 

 | 
 | 
 | 

 | 

 | 

 | das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1374
 | 

 | 
 | 

 | CRs, Regression und Defect-Nachtest | go-live geplant fÃ¼r 13.03.2026 | 

 | 

 | 

 | Lieferung KW11
 | 

 | 
 | 

 | fÃ¼r 13.03.2026 Ãbergabe an DB, dh Testdesigns in PI 39 schreiben | 13.03.2026 Ãbergabe an DB zum Test | 

 | 

 | 

 | Sammler Operative und ungeplante TÃ¤tigkeiten
 | 
 | Team alle | 

 | Schulungswesen
FBF UnterstÃ¼tzung
....
 | 
 | FolgeaufwÃ¤nde bei FOPS?
 | 

 | 

 | das I.NVI IT Lifecycle Management Toolissuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolutionkey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolutiond1143f0d-33c0-3f1c-b44b-7720150f306eC2SBBP-1429
 | 

 | Valeria, Carla
 | 

 | Planung fÃ¼r PI39
PI39, 01.26 (BBPneo): Auswertung ungenutzter Objekte im System
PI39, 01.26 (BBPneo): LÃ¶schung ungenutzter Objekte (Klickroboter)
PI39, 01.26 (BBPneo, PzE): User-Befragung zur Schnittstelle â Anfang Januar starten lassen
PI39 (BBPneo): Projektnummern, DSGVO Check
PI39 (BBPneo, PzE): Vorbereitung nÃ¤chste DatenÃ¼bertragung (kompletter Ablauf, u.a. auch "neo meldet erfolgreiche Ãbertragung") â Sprint 7 im PI39
PI39 (BBPneo, PzE): Anforderungen aus Befragungen ableiten und bewerten â Auswertung & Clusterung Anfang Februar; Bewertung der Anforderungen
AbhÃ¤ngigkeiten zu PzE
gemeinsame Auswertung der User Umfrage
gemeinsame Planung des nÃ¤chsten Imports
 | 
 | PzE - RÃ¼cksprache Ã¼ber geplantes Vorgehen Meetings und AufwÃ¤nde prÃ¼fen

FolgeaufwÃ¤nde bei FOPS?
 | 

 | 

 | 
 | 
 | 
 | 

 | 

 | 
 | FolgeaufwÃ¤nde bei FOPS?
 | 
 |
